Nhà Đất Kim Hoàng Ân

https://kimhoangan.vn

Bình Thủy dự kiến khởi công nhiều công trình chỉnh trang đô thị

Năm 2024, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy tập trung đẩy nhanh tiến độ 5 công trình thi công chuyển tiếp và dự kiến khởi công 8 công trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm qua, Ban đã đưa nhiều công trình vào sử dụng, trong đó có nhiều công trình góp phần chỉnh trang đô thị quận theo hướng khang trang, hiện đại.
Bình Thủy dự kiến khởi công nhiều công trình chỉnh trang đô thị

 

Công trình nâng cấp, mở rộng đường Hồ Trung Thành đã thi công hệ thống thoát nước.

Phấn đấu hoàn thành thêm nhiều công trình

Năm 2023, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy đã giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản được hơn 117,38 tỉ đồng, đạt 99,42% kế hoạch vốn được giao. Năm qua, Ban cùng các nhà thầu cũng đã tổ chức thi công hoàn thành đưa vào sử dụng hàng loạt công trình xây dựng cơ bản. Cụ thể gồm: nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Long Tuyền 2; nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học An Thới 2; sửa chữa, nâng cấp phòng lớp các điểm trường trong hè năm 2023; cải tạo, sửa chữa các trạm y tế trên địa bàn quận Bình Thủy. Công trình khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn quận; Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1); nâng cấp, cải tạo đường Trần Quang Diệu; nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Ba Nẫm - rạch Ông Hương; mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 các trường Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc quận Bình Thủy... Trong đó, Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1) là công trình trọng điểm của quận, có diện tích hơn 4,9ha (gồm 302 nền tái định cư và 11 nền khai thác), dân số dự kiến hơn 1.200 người, tổng mức đầu tư hơn 104,5 tỉ đồng, phục vụ mở rộng không gian đô thị Bình Thủy, cũng như bố trí dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn quận vào ở ổn định lâu dài.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy, cho biết: Năm 2024, Ban được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản hơn 201,29 tỉ đồng, đến trung tuần tháng 2-2024 đã giải ngân được hơn 12,07 tỉ đồng. Nguồn vốn này, Ban cùng các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ 5 công trình thi công chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 và dự kiến khởi công mới 8 công trình (trong quý II và III-2024), chủ yếu là trường học, đường giao thông, nâng cấp và sửa chữa trụ sở các cơ quan…

Ðối với 5 công trình thi công chuyển tiếp, Ban phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 3 công trình trong năm 2024 gồm: Trường THCS Trà Nóc; Trường Tiểu học Long Hòa 2; nâng cấp, sửa chữa trụ sở các ban ngành, phường thuộc quận Bình Thủy năm 2023. Hai công trình còn lại, cũng là công trình trọng điểm của quận phấn đấu hoàn thành trong năm 2025 là: nâng cấp, mở rộng đường Hồ Trung Thành (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Khu tái định cư Bình Thủy - Khu 1); xây dựng trạm trung chuyển rác tại phường Long Tuyền. Công trình nâng cấp, mở rộng đường Hồ Trung Thành có chiều dài hơn 1,5km, có tổng mức đầu tư hơn 124 tỉ đồng; quy mô xây dựng đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường gồm xây dựng đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, cống hộp rạch Chanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước.

Các công trình Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy dự kiến khởi công mới trong quý II và III-2024 gồm: mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 và lớp 8 các trường tiểu học và THCS thuộc quận Bình Thủy; sửa chữa, nâng cấp phòng lớp các điểm trường trong hè 2024; nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học An Thới 1; nâng cấp, sửa chữa trụ sở các ban ngành, phường thuộc quận Bình Thủy năm 2024. Công trình xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa khu vực trên địa bàn quận; mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 và lớp 9 các trường tiểu học và THCS thuộc quận Bình Thủy; nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Công an quận Bình Thủy; Nâng cấp, sửa chữa các Ban Xây dựng Ðảng và các đoàn thể quận ủy Bình Thủy…

Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố

Ngoài tập trung công tác xây dựng cơ bản, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy còn tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với dự án, công trình đầu tư phát triển trên địa bàn quận; nhất là đối với các công trình trọng điểm do thành phố đầu tư trên địa bàn quận. Theo đó, năm 2023, Ban đã thực hiện hoàn thành đối với các công trình thành phố đầu tư trên địa bàn quận như: kè chống sạt lở chợ Rạch Cam, phường Long Hòa (Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ làm chủ đầu tư); kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư), tổng diện tích đất thu hồi khoảng 0,88ha. Công trình thuộc Dự án 3 (Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị): hạng mục công trình xây dựng kè rạch Cái Sơn - Mương Khai và cống ngăn triều - Âu thuyền Hàng Bàng trên địa bàn quận Bình Thủy, tổng diện tích đất thu hồi 5,4ha. Các công trình đã cơ bản hoàn thành gồm: công trình Trường Ðại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ giai đoạn 1 (Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ làm chủ đầu tư), tổng diện tích đất thu hồi khoảng 5,7ha; đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến quốc lộ 91B giai đoạn 1 (đoạn từ nút giao đường Võ Văn Kiệt đến Km1+675) (do Ban Quản lý Dự án Ðầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư), tổng diện tích đất thu hồi khoảng 6,2ha…

Các công trình trọng điểm do thành phố đầu tư trên địa bàn quận Bình Thủy còn lại Ban phấn đấu hoàn thành trong năm 2024, là: đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C), xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917, đường tỉnh 918 (giai đoạn 2)… Ðường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C) qua địa bàn quận Bình Thủy có tổng diện tích dự kiến thu hồi đất khoảng 36,18ha; tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 690 tỉ đồng; tổng số tổ chức, hộ dân ảnh hưởng là 406, nhu cầu tái định cư khoảng 250 nền (phường Thới An Ðông khoảng 43 nền và phường Long Tuyền khoảng 207 nền). Hiện đã kiểm kê 399/406 trường hợp; họp xét tính pháp lý thông qua 396 trường hợp; họp Hội đồng thông qua 299 trường hợp; đã chi trả cho 151 hộ dân… Còn công trình xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 có tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận Bình Thủy khoảng 113 tỉ đồng; số tổ chức, hộ dân ảnh hưởng là 137, nhu cầu tái định cư 30 nền/30 hộ và vị trí tái định cư tại Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1); đã kiểm kê và xét pháp lý 135 hộ; phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 99 hộ; đã chi trả cho 66 hộ dân, với số tiền hơn 59 tỉ đồng… Dự án đường tỉnh 918 (giai đoạn 2) có tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận Bình Thủy khoảng 140 tỉ đồng; có 8 tổ chức và 143 hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư 15 nền/15 hộ và vị trí tái định cư tại Khu tái định cư Bình Thủy (khu 1); đã họp xét pháp lý 135 trường hợp; phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cho 3 tổ chức và 80 hộ; đã chi trả cho 1 tổ chức và 69 hộ, với số tiền hơn 72 tỉ đồng… Việc giải phóng mặt bằng dứt điểm với các dự án trọng điểm sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình.

Tác giả bài viết: Anh Khoa

Nguồn tin: baocantho.com.vn